%%% ============================================================================
%%% 文件内容：索塔施工要点
%%% ============================================================================
\begin{enumerate}
  \item 桥塔施工时应考虑混凝土的收缩徐变及弹性压缩影响，实际施工时需根据施工监控计算将桥塔、桥墩高程预增高，且应在塔柱方向予以调整，以确保各索锚点及塔顶高程的正确。
  \item A 字型塔柱在施工期间应设置柱间横向支撑，支撑位置、数量及支撑力由施工监控单位根据最终确定的施工方案经计算并由设计确认后确定。
  \item 桥塔（墩）的施工应充分重视混凝土的表观质量，做好配合比设计、模板配套设计，改进施工振捣工艺，确保混凝土浇筑质量。为确保混凝土外观颜色一致，建议采用同一厂家同一品牌的水泥。索塔（墩）各部分新老混凝土的结合面应认真凿毛、整修、清洗处理，以利新老混凝土结合。
  \item 桥塔（墩）施工注意上下层关系，应在上层上部结构施工前完成。要求塔座与塔柱 \Myqty{3}{m} 高度范围内整体浇筑。由于下塔柱纵桥向尺寸较常规尺寸大，后浇混凝土易开裂，两次混凝土浇筑时间间隔应尽量减小，还应采取减少两者收缩差的施工措施。
  \item 根据防雷接地需要，桩、承台、墩身、梁体需要形成回路，施工单位绑扎承台钢筋时注意阅读防雷接地图纸。
  \item 索塔采用提升滑模或爬模完成索塔施工。
  \item 索塔施工时应保证垂度要求，其倾斜度不得超过塔高的 1/3000，并不大于 \qty{30}{mm}。
  \item 索塔内的劲性骨架设计图仅供参考，施工单位可根据实际情况自行设计，但需经设计单位和监理工程师的认可。
  \item 当塔柱每升高一定高度，施工单位须设一道剪刀支撑，连接两塔柱形成框架，以抵抗施工时的风力。并应设置施工临时风缆以抵御施工阶段可能出现的大风情况。
  \item 索塔施工时应根据其结构、重量及支撑高度设置可靠的模板和支撑系统，考虑弹性和非弹性变形、支承下沉、温差及日照的影响。必要时应设置支承千斤顶调控。
  \item 必须避免上部塔体施工时对下部塔体表面的污染。
  \item 索塔混凝土现浇应选用输送泵施工，超过一台泵的工作高度时，允许接力泵送，但必须做好接力储斗的设置，并尽量降低接力站台的高度。
  \item 索塔钢筋的加工、安装和质量验收等均应按照\JTG*{3650}的有关规定进行。
  \item 凡因施工需要而断开的钢筋当再次连接时，必须进行焊接并应符合施工技术规范的有关规定。
  \item 当钢筋和预应力管道发生干扰时，可适当移动普通钢筋以保证钢束管道位置准确。
  \item 钢束锚固处的普通钢筋如影响预应力施工时，可适当弯折，但待预应力施工完毕后应及时恢复原位。
  \item 施工中若钢筋发生矛盾，允许进行适当调整布置，但混凝土保护层厚度应予以保证。
  \item 如锚下螺旋筋与分布筋相扰时，可适当移动分布筋或调整分布筋间距。
  \item 直径大于等于 \qty{25}{mm} 的索塔竖向主筋采用螺纹套筒接长，且同一断面的接头数量应符合规范要求，由施工单位自行考虑机械连接数量。
  \item 塔上钢横梁加工及安装要点参考钢主梁施工要点，注意塔上预埋钢板的施工。
\end{enumerate}
